https://nhatnghe.net

Nghiệp vụ lập tiến độ thi công dự án hiệu quả cho doanh nghiệp

Nghiệp vụ lập tiến độ thi công dự án được thực hiện như thế nào. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này.

Bạn là sinh viên mới ra trường và chưa có nghiệp vụ lập tiến độ thi công công trình? Bạn đang phải áp dụng một số kỹ năng lập tiến độ thi công và công việc được giao nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc? Bạn đã tự tìm hiểu về nghiệp vụ lập tiến độ thi công nhưng chưa đạt hiệu quả? 

Đừng lo lắng! Bài viết sau đây là tổng hợp một số thông tin hữu ích về nghiệp vụ lập tiến độ thi công công trình mà Nhất Nghệ muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cùng tìm hiểu nhé!

Tiến độ thi công là gì? Chức năng của nó ra sao?

Trong lĩnh vực xây dựng, tiến độ thi công được hiểu đơn giản là một sơ đồ mà trong đó người ta bố trí tiến trình thực hiện tất cả những hạng mục công việc của dự án.

Sơ đồ này còn thể hiện cả những yếu tố về thời gian, không gian thích hợp cho các hạng mục công việc của dự án. Nói cách khác, mỗi hạng mục công tác hay hoạt động của công việc đều có một mốc thời gian hoàn thành.

Chức năng: Tuỳ vào từng giai đoạn của công trình xây dựng mà tiến độ thi công sẽ có các chức năng khác nhau sau đây:

  • Ở giai đoạn dự án chưa diễn ra thì tiến độ thi công có chức năng là lập ra kế hoạch và tổ chức thực hiện.
  • Ở giai đoạn dự án đang tiến hành thì tiến độ thi công công trình có chức năng là theo dõi và giám sát kế hoạch.
tien do thi cong du an
Tiến độ thi công dự án

Ngoài ra, tiến độ thi công còn được xem là một công cụ để chủ đầu đo lường cũng như đánh giá tốc độ thực hiện các công việc của dự án. Do đó, nếu muốn được đánh giá tốt thì bạn phải có nghiệp vụ lập tiến độ thi công hiệu quả.

Nghiệp vụ lập tiến độ thi công dựa trên cơ sở nào?

Nghiệp vụ lập tiến độ thi công công trình xây dựng dựa trên cơ sở nào là một trong những câu hỏi được nhiều người nhắc đến nhất. Trong bài viết này, Nhất Nghệ xin trả lời: đối với nghiệp vụ lập tiến độ thi công, bạn cần dựa vào những loại tài liệu sau đây:

  • Bản vẽ dự án thi công
  • Định mức lao động, các trang thiết bị, vật tư xây dựng,....
  • Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án xây dựng hoặc quy phạm kỹ thuật thi công khối lượng của từng hạng mục công tác
  • Tính chất của vật tư, các máy móc thiết bị đặc chủng
  • Công nghệ thi công và các biện pháp kỹ thuật thi công
  • Năng lực của các đơn vị tham gia thi công dự án
  • Đặc điểm điều kiện giao thông cũng như tình hình địa chất thủy văn của khu vực cần thi công
  • Diện tích của mặt bằng tổ chức thi công dự án
  • Hệ thống cấp điện, nước và khả năng cung cấp một số các công tác tạm khác.
  • Cần chú ý đến thời gian hoàn thành và bàn giao dự án công trình do chủ đầu tư đề ra.
lap tien do thi cong du an
Lập tiến độ thi công dự án

Một số lưu ý cần biết đối với nghiệp vụ lập tiến độ thi công

Tiến độ thi công công trình là một trong những điều kiện quyết định sự thành công của một dự án. Do đó, người lập tiến độ thi công phải thật sự cẩn thận và hạn chế tối đa những thiếu sót, sai lầm trong khi lập tiến độ. Dưới đây là một số lưu ý cần biết đối với nghiệp vụ lập tiến độ thi công:

Tiến độ thi công công trình phải đảm bảo được tính logic

Một dự án xây dựng có tiến độ thi công hợp lý sẽ giúp cho công việc được diễn ra suôn sẻ, làm tăng năng suất lao động và chất lượng công trình. Do đó, việc lập tiến độ thi công đòi hỏi tính logic rất cao cả về thời gian và cơ cấu tổ chức.

Mô tả nhiệm vụ, thông tin một cách rõ ràng và chi tiết

Việc mô tả nhiệm vụ, thông tin rõ ràng và chi tiết sẽ giúp các bên có liên quan thực hiện đúng những công việc đã được yêu cầu.

Theo dõi quá trình thực hiện dự án

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án được triển khai đúng như thiết kế ban đầu thì công tác kiểm tra và theo dõi quá trình thi công dự án phải được thực hiện liên tục và thường xuyên. Đây là điểm lưu ý vô cùng quan trọng đối với nghiệp vụ lập tiến độ thi công

Tác giả bài viết: Huỳnh Nhất Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây